page25
comunque quando superino sei mesi complessivi, l’appaltatore può chiedere la
risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone,
l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della
sospensione
oltre
i
termini
suddetti.
Nessun
indennizzo
è
dovuto
all’appaltatore negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.
Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016
l’appaltatore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo
contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura
del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato andrà
diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del
criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo
2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla
percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti
25