page13
gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto"
desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono
determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.
Art. 9 Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere
autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice
dei contratti all'art. 106, comma 1.
Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori
ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto.
In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione
appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario e l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che
l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
13