page24
conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per
ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare
netto contrattuale e non può comunque superare euro 5.000,00.
Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni
parziali.
Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei
lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di
forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere
disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di
pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute
di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e
indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo
strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione
dell'esecuzione dell'appalto.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’appaltatore, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo
stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
24