page9
qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la
consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti,
sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori
è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea
indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli
immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili.
L’appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di
giorni trenta dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del
termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al
successivo articolo. L’appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i
lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso
redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali
consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni
330 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’appaltatore
dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione
9