page12
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire
la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere,
peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua
diretta responsabilità.
Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori e certificarli sui libretti delle misure
con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
L’appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio
di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’appaltatore
rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali
dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi
dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere
firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle
misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e
portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si
potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere
d'arte di speciale importanza.
Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei
12