page14
rispettare le scadenze sotto riportate:
1.
Progettazione di fattibilità tecnico-economica: 20 ( venti ) giorni naturali
e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affida­
mento dei servizi;
2.
Progettazione Definitiva: 52 ( cinquantadue ) giorni naturali e consecutivi
a decorrere dalla data di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-eco­
nomica;
3.
Eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescri­
zioni degli enti preposti, dalla conferenza permanente o conferenza Regionale
di cui all'art. 16 del d.l. n. 189/2016: 15 (quindici) giorni naturali e consecuti­
vi dalla ricezione del parere;
4.
Eventuale adeguamento del progetto definitivo a seguito della attività di
verifica di cui all’art. 26 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 10 (dieci) giorni na­
turali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione
formale del RUP a mezzo PEC.
Si precisa che:
1.
è facoltà del Professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze
particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto. In tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ra­
gioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa
che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione
a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimen­
to dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al
14